                            2-01

              Chapter 2 - Encounter Overview

                         Contents

                         ________

       Sub-Section                                      Page

2.0    Contents  .....................................    1

2.1    Introduction to Chapter 2  ....................    2

2.2    EJ7A Overview, Part 1  ........................    3

2.3    EJ7A Overview, Part 2  ........................    4

2.4    SL9 Science Data Acquisition Overview  ........    5

                                 2-02

                      Introduction to Chapter 2

     This chapter gives an overview of the entire SL9 Encounter.

     The first two timelines on pages 3 and 4, the EJ7A Overview -
Parts 1 and 2, show the activities from just before the SL9
Encounter through the first two series of DMSMRO playback segments.

     The timeline on page 5 shows the timing of the data acquisition
windows for each SL9 fragment (A through W).

Day of Year (1994)

MTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMMTuWThFSaSuENGINEERING:AACSMODE

EVENTS:NO SUN ACQ. STARSNO EARTH POINT STARS

SCIENCE:USO testsUPLINKNAV CYCLEDELTDORTCMsNAVIGATION:DSN CoverageSTANDARDTELECOM:EUVMROMAGMRODDSMRO

BESTEJ-7A OVERVIEW(1/2)July 111825Aug 18152229

192

199

206

213

220

227

234

241

BEGIN EJ-7A10 BPS

DSS 63 MaintenanceDSS 63 AvailableS-L 9 IMPACTS

S-L 9 DMSMROs

RPM MaintenanceDMS ConditioningPPR ONNIMS ONSSI OFFNIMS OFFPPR OFF

RPM Maintenance

CMDTHR/CDUSNRDDS FSW

DDS Noise TestSPECIALACTIVITYWINDOW #3

Inertial

U/L Ramping Test

Upd Sun Vect.

AACS FSW Param UpdRFS AGC/RFS TLC

END EJ-7A

Tweak U/LRBS 1 U/LRBS 2 U/LQuasi-AllspinAllspin

Allspin

6-27-94

GYROS ON

GYROS OFF
                                         2-03

MDT - 6/27/94

Day of Year (1994)

MTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMTuWThFSaSuMMTuWThFSaSuENGINEERING:AACSMODE

EVENTS:NO SUN ACQ. STARSNO EARTH POINT STARS

SCIENCE:USO testsUPLINKNAV CYCLEDELTDORTCMsNAVIGATION:DSN CoverageSTANDARDTELECOM:EUVMROMAGMRODDSMRO

BESTEJ-7B OVERVIEW(2/2)Sept 5121926Oct 3101724

248

255

262

269

276

283

290

297

BEGIN EJ-7B10 BPS

END EJ-7B

S-L 9 DMSMROs

DMS ConditioningEPD Motor ExerciseAACS MEGACAL

RPM MaintenanceSAW #3EJ-7B

EJ-8

RPMMaintenance

EJ-8

SITURN

DSS 14 Emergency Maintenance

InertialQuasi-Allspin

Quasi-Allspin

Quasi-AllspinCruise

U/L Ramping TestRBS3 U/LAllspinAllspin

                                         2-04

Thu19514 July

Fri19615 JulySat19716 JulySun19817 JulyMon19918 JulyTue20019 July

WEEK 28WEEK 29

Wed20120 JulyThu20221 JulyFri20322 JulySat20423 July

Sun20524 July

EJ-7

SL-9IMPACTS

DOWDOYCAL DATESCIENCE

SL-9 SCIENCE DATA ACQUISITION OVERVIEW

WEEKActive Seq.

(UTC-SCET)

A

B - PPR

C - NIMS

D - SSI

E - SSI

F - NIMS

G - NIMS

H - PPR

K - SSI

L - PPR

N - SSI

P- PPR/LRS

Q - PPR

R - NIMS

T

U

V - SSI

W - SSI

S - PPRLEGENDMonitored EventsEvents occurring in the blind.

Cruise SciencePWS CDS MRO

PPR CDS MRO

PPR CDS LooperPWS CDS Looper

S/P MotionPPR SetupSlewPPR SetupSlewPPR SetupSlewPPR SetupSlewEH/ara6/28/94KLB

2-05